Plateforme Projet

## Phase de conception

La phase de conception pose les choix structurants qui permettront d’industrialiser ensuite la solution IA métier sur des bases maîtrisées.

Plateforme Global

### Architecture cible

Définir l’architecture cible du service futur : composants majeurs, segmentation, principes de sécurité, place du KMS et logique d’exploitation.

Questions Non-transfert

### Gouvernance des données

Formaliser owners, droits, règles de qualité, cycle de vie documentaire, exclusions et responsabilités autour des corpus.

### Modèle de déploiement

Déterminer les grandes options de déploiement et d’exploitation du projet global après la phase démonstrateur.

Questions Clause

## Phase de cadrage

Le cadrage transforme les apprentissages du pilote en programme pilotable : périmètre, trajectoire, gouvernance et organisation.

Décisions Chiffrage

### Roadmap projet

Transformer le retour d’expérience du pilote en séquence de lots, jalons et décisions pour la suite du projet global.

Risque Non-transfert

### Périmètre cible

Distinguer ce qui entre dans la trajectoire industrielle, ce qui reste optionnel et ce qui doit être explicitement exclu à ce stade.

### Organisation du programme

Nommer les rôles, fixer la gouvernance sponsor / métier / data / IT et construire une base de WBS / lotissement défendable.

Risque Décisions

## Pourquoi ces deux phases sont centrales

L’offre recentre la lecture sur ce que le démonstrateur laisse à EPC même si le projet global n’est pas lancé immédiatement.

Niveau | Lecture proposée
--- | ---
Réutilisable tel quel si EPC poursuit | Architecture cible, principes de gouvernance data, périmètre priorisé, roadmap initiale, WBS / lotissement de premier niveau, synthèse d’usages et recommandations.
Réutilisable après révision | Backlog de cas d’usage, règles de qualité documentaire, objectifs de service, organisation programme et scénarios de déploiement.
À reconstruire ou refondre pour l’industriel | Mini KMS d’expérimentation, environnement web de démonstration, paramétrages tactiques d’exploitation et livrables spécifiques au pilote opérés par SERMA.

À conserver Valeur conservée si EPC s’arrête après le pilote

EPC GROUP repart avec une meilleure compréhension métier, un cadrage plus robuste, une architecture cible plus claire et une trajectoire de programme mieux maîtrisée. C’est précisément ce qui donne une valeur défendable au démonstrateur au-delà de l’outil opéré pendant 1 mois.

Clause Synthèse

## Trajectoire vers le projet global

La décision de poursuivre n’est pas un saut dans le vide : elle s’appuie sur les livrables produits pendant le démonstrateur et sur les usages réellement observés.

Trajectoire proposée

Le passage au projet global se lit comme une séquence ordonnée : verrouiller, construire, apprendre, puis industrialiser.

Cadrage Construction Validation Suite projet